CÔNG TY TNHH ĐT VÀ TM ĐỨC ANH

https://donajsc.com

Trên công trường dự án điện mặt trời Điện lực miền Trung

Trên công trường dự án điện mặt trời Điện lực miền Trung
Đoàn công tác Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) do ông Nguyễn Thành - Phó Tổng giám đốc chủ trì đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện gói thầu 01-EPC tại công trường dự án Nhà máy điện mặt trời Điện lực miền Trung. Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã kiểm tra thực địa công tác thi công các hạng mục công trình và nghe Ban quản lý dự án điện nông thôn miền Trung, các nhà thầu, đơn vị thi công báo cáo cụ thể tiến độ thực hiện dự án.

Theo số liệu ghi nhận tại thời điểm kiểm tra, công tác san gạt mặt bằng đã đạt 100% khối lượng, công tác cung cấp cọc bê tông của nhà thầu đã đạt 51% tổng khối lượng, dàn cơ khí đã cung cấp đạt 60%.

Công tác đóng cọc bê tông đã thực hiện 1.374 cọc, đạt 33% tổng khối lượng, dự kiến ngày 31/5/2019 sẽ hoàn thành 100% khối lượng, 4.104 cọc. Đơn vị thi công hiện sẽ tiến hành cuốn chiếu việc lắp giá đỡ, dự kiến ngày 02/6/2019 hoàn thành 100% khối lượng.

img 0187 1


Về hợp đồng cung cấp các tấm pin năng lượng mặt trời, Ban quản lý dự án cho biết đã vận chuyển về Cảng Cát Lái khoảng 40% khối lượng, đã hoàn thành thông quan và bắt đầu vận chuyển đến công trường; ngày 25/5/2019, 6 container tấm pin đầu tiên (khoảng 12%) được tập kết tại công trường và đến 28/5/2019, phần khối lượng tấm pin còn lại sẽ về đến Cảng Cát Lái.

Tiến độ thi công đang được các đơn vị triển khai khẩn trương gấp rút. Ban quản lý dự án cho biết, ngày 28/5 sẽ bắt đầu thực hiện việc lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời, dự kiến đến ngày 4/6/2019 sẽ hoàn thành 100% khối lượng lắp đặt tấm pin.

Hệ thống SCADA cũng được hoàn thành lắp đặt vào ngày 6/6/2019. Các hạng mục thí nghiệm đầu cáp, Inverter, MBA nâng, RMU… hoàn thành trước ngày 10/6/2019, công tác ngâm điện MBA nâng được thực hiện trong ngày 11/6/2019.

img 0189

Tại cuộc họp với Ban quản lý dự án, các nhà thầu và đơn vị thi công, Phó Tổng giám đốc EVNCPC Nguyễn Thành đã nghe báo cáo và chỉ đạo xử lý các vướng mắc tại công trường. Ông yêu cầu Ban QLDA Điện nông thôn miền Trung tập trung và quyết liệt trong việc điều hành tiến độ dự án tại công trường, động viên các nhà thầu, đơn vị thi công nỗ lực để đảm bảo tiến độ dự án, quyết tâm đóng điện vận hành thương mại giai đoạn 1 với công suất 10MW vào ngày 30/6/2019.

Ông lưu ý: “Gói thầu 01 EPC rất quan trọng, có tính chất đường găng của dự án. Hiện nay, thời gian không còn nhiều, tiến độ công trình đã tính bằng giờ, các đơn vị cần hết sức tập trung để hoàn thành các hạng mục sít sao theo kế hoạch thì mới đảm bảo gói thầu 01 cũng như toàn bộ công trình hoàn thành đúng tiến độ”.

Bên cạnh gói thầu 01 EPC, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thành cũng lưu ý về việc chuẩn bị VTTB dự phòng: các phụ kiện đi kèm Inverter, tủ SCB…; đảm bảo sẵn sàng nguồn điện 0,4kV phục vụ công tác thí nghiệm, hiệu chỉnh trước khi đóng điện; chỉ đạo CPCCREB và Ban QLĐT khẩn trương làm việc và thống nhất với VNECO về bàn giao phần mặt bằng còn lại của dự án (bao gồm phần dọn dẹp gốc mía, lớp thực vật…), sớm có mặt bằng sạch, đủ điều kiện để triển khai giai đoạn tiếp theo của dự án.

hycleaner greenfield 2500 3

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ KỸ THUẬT ĐÔNG NAM CHUYÊN CUNG CẤP:

  • ROBOT VÀ XE VỆ SINH PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
  • XE CẮT CỎ CÓ NGƯỜI LÁI CHO SOLAR FARM, RESORT VÀ KHU DU LỊCH
  • DỊCH VỤ VỆ SINH, CẮT CỎ, PHÁT QUANG CHO SOLAR FARM

Mọi thông tin chi tiết và tư vấn, hổ trợ về sản phẩm, dịch vụ. Quý Công ty, khách hàng vui lòng liên hệ với Công ty DONA chúng tôi hoặc HOTLINE: 0898.81.23.23.

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ KỸ THUẬT ĐÔNG NAM
327C1 Lương Định Của, An Phú, Quận 02, TpHCM
T: 0898.81.23.23
E: thietbidongnam@gmail.com hoặc cskh@donajsc.com
W: https://donajsc.com/

Tác giả bài viết: DONA JSC TỔNG HỢP

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây